| Curso Gestión de Proyectos |

Liderando la ejecución del proyecto || Medición y Seguimiento || Estimación para la finalización
Estimación para la finalización
Por definición, la única vez que podemos decir 'EHC = Presupuestado - Real' es en el momento de 'Establecimiento del Baseline', donde el presupuesto se establece a partir de nuestras estimaciones. A partir de aquí, el EHC es tu estimación revisada regularmente para calcular la cantidad de esfuerzo que resta para completar la tarea. La falta de atención a los EHCs es un problema común, el cual impacta en la habilidad del gerente para controlar la efectividad del trabajo de su equipo. La revisión regular de los EHCs proporciona al gerente del proyecto con la información clave que necesita para calcular el progreso y reaccionar en consecuencia. - Muestra el progreso realizado por el equipo. - Identifica los problemas aislados que están surgiendo. - Ayuda a identificar problemas comunes (ej., Todas las tareas de programación están rebasadas en un 10%). - Muestra áreas que están bajo seguimiento.

Menú | Ayuda | Glosario | Anterior | Siguiente