| Curso Gestión de Proyectos |

Liderando la ejecución del proyecto || Medición y Seguimiento || Métricas de gestión de proyectos
Métricas de gestión de proyectos
Los gerentes de proyecto usan KPIs para medir y hacer seguimiento de métricas de calendario y presupuesto. Los gerente de proyecto usan KPIs porque: Son objetivos. Sólo se mide el trabajo que se ha finalizado, no lo que queda por finalizar. Están basados en valores definidos que has ganado. Hay un valor concreto que puedes reclamar una vez que una tarea o entregable se ha completado. Este es el fundamento de todos los KPIs. Este es un valor ganado y comentaremos este concepto más adelante. Permite gestionar pro-activamente. Tienes información veraz que permite predecir el desempeño en el futuro y el progreso basado en el análisis de tendencias. Ayudan en la gestión de toma de decisiones. Ayudan a clarificar los problemas que identifiques.

Menú | Ayuda | Glosario | Anterior | Siguiente